# Ether 智慧物业管理平台 - 项目进度总览

**文档版本**: v1.2  
**最后更新**: 2026-03-02  
**当前阶段**: Phase 3 移动端适配已完成，Phase 4/5 集成中心开发中

---

## 〇、长时间运行智能体框架

本项目采用长时间运行智能体框架进行开发，确保跨会话的一致性和进度追踪。

### 核心文档

| 文档     | 路径                                   | 说明                                       |
| -------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 特性清单 | `docs/FEATURE_LIST.md`                 | 所有特性的状态追踪（待开发/进行中/已完成） |
| 会话进度 | `docs/SESSION_PROGRESS.md`             | 每个会话的工作记录和下一步计划             |
| 项目进度 | `docs/03-项目进度/PROJECT_PROGRESS.md` | 本文档，项目整体进度总览                   |

### 工作流程

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    会话开始                                  │
│  1. 阅读 SESSION_PROGRESS.md 了解上次进度                    │
│  2. 阅读 FEATURE_LIST.md 选择本次要完成的特性                 │
│  3. 更新特性状态为 🔄 进行中                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    开发工作                                  │
│  1. 遵循开发规范编写代码                                     │
│  2. 每次完成1-3个相关特性                                    │
│  3. 运行测试确保通过                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    会话结束                                  │
│  1. 更新特性状态为 ✅ 已完成                                  │
│  2. 更新 SESSION_PROGRESS.md 记录工作内容                    │
│  3. 提交有意义的 Git commit                                  │
│  4. 写明下一步计划                                           │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 会话检查清单

- [ ] 代码可编译/可运行
- [ ] 相关测试通过
- [ ] 更新 `FEATURE_LIST.md` 特性状态
- [ ] 更新 `SESSION_PROGRESS.md` 会话记录
- [ ] 提交 Git commit

---

## 一、项目概述

基于微服务架构的智慧物业管理平台，涵盖空间资产、设备管理、工单运维、财务收费等核心模块。

### 技术架构

```
ether-gateway          # API网关 (端口:8080)
ether-auth             # 认证授权服务 (端口:8081)
ether-mdm              # 主数据服务 (端口:8082)
ether-ops              # 运维服务 (端口:8083)
ether-finance          # 财务服务 (端口:8084)
ether-ui-admin         # 前端管理界面 (端口:3000)
```

### 技术栈

- **后端**: Spring Boot 3.x, Spring Cloud, Spring Data JPA
- **前端**: Vue 3, TypeScript, Element Plus, Pinia
- **数据库**: PostgreSQL
- **消息队列**: RabbitMQ
- **服务发现**: Nacos
- **构建工具**: Maven

---

## 二、已完成模块

### 1. RBAC 权限系统 ✅

**后端 (ether-auth)**

- [x] Role 实体 - 角色表，支持系统预设和自定义角色
- [x] Permission 实体 - 权限表，支持菜单/按钮/API权限
- [x] UserRole 实体 - 用户-角色关联，支持项目隔离
- [x] RolePermission 实体 - 角色-权限关联
- [x] Repository 层 - 数据访问
- [x] PermissionService - 业务逻辑
- [x] PermissionController - API接口
- [x] ProjectContextInterceptor - 项目上下文拦截器

**前端 (ether-ui-admin)**

- [x] permission API - 权限相关接口
- [x] permission Store - Pinia状态管理
- [x] permission 指令 - 按钮级权限控制
- [x] permissionGuard - 路由权限守卫
- [x] 角色管理页面 - 角色CRUD和权限分配

**API 接口**
| 接口 | 说明 |
|------|------|
| POST /api/v1/auth/permissions/roles | 创建角色 |
| GET /api/v1/auth/permissions/roles | 查询角色列表 |
| POST /api/v1/auth/permissions | 创建权限 |
| GET /api/v1/auth/permissions | 查询权限列表 |
| POST /api/v1/auth/permissions/roles/{id}/permissions | 分配权限 |
| GET /api/v1/auth/permissions/users/{id}/menus | 获取用户菜单 |

---

### 2. 工单与通知系统集成 ✅

**后端 (ether-ops)**

- [x] 工单创建通知 - 创建工单时发送通知给创建人
- [x] 工单分配通知 - 分配工单时通知处理人（站内信+推送）
- [x] 工单接单通知 - 接单时发送通知
- [x] 工单开始通知 - 开始处理时发送通知
- [x] 工单完成通知 - 完成时通知创建人
- [x] 工单关闭通知 - 关闭时发送通知
- [x] 默认通知规则 - 4条默认规则已创建
- [x] 默认消息模板 - 6个默认模板已创建

**事件类型**
| 事件类型 | 触发时机 | 接收人 |
|----------|----------|--------|
| WORK_ORDER_CREATED | 工单创建 | 创建人 |
| WORK_ORDER_ASSIGNED | 工单分配 | 处理人 |
| WORK_ORDER_ACCEPTED | 工单接单 | - |
| WORK_ORDER_STARTED | 开始处理 | - |
| WORK_ORDER_COMPLETED | 工单完成 | 创建人 |
| WORK_ORDER_CLOSED | 工单关闭 | - |

---

### 3. 前端通知中心组件 ✅

**前端 (ether-ui-admin)**

- [x] 通知 API - 通知相关接口封装
- [x] 通知 Store - Pinia状态管理，支持轮询
- [x] 通知中心组件 - 顶部通知图标和下拉列表
- [x] 通知列表页面 - 完整的通知管理页面

**功能特性**

- [x] 未读消息提醒 - 顶部导航栏显示未读数量徽章
- [x] 通知下拉列表 - 显示最近5条未读通知
- [x] 通知详情弹窗 - 点击查看通知详情
- [x] 全部已读 - 一键标记所有通知为已读
- [x] 自动轮询 - 30秒自动刷新未读数量
- [x] 筛选功能 - 全部/未读/已读筛选
- [x] 分页加载 - 支持分页浏览历史通知
- [x] 业务跳转 - 点击通知可跳转到相关业务页面

---

### 4. 费用催缴通知 ✅

**后端 (ether-finance)**

- [x] FeeReminderJob - 定时扫描即将到期和逾期账单
- [x] FinanceNotificationProducer - 通过RabbitMQ发送费用通知
- [x] FinanceNotificationConsumer - 接收并保存费用通知
- [x] FeeNotificationService - 费用通知业务接口
- [x] FeeNotificationServiceImpl - 费用通知业务实现
- [x] RabbitMQNotificationConfig - 财务通知队列配置

**定时任务**
| 任务 | 执行时间 | 功能 |
|------|----------|------|
| remindUpcomingDue | 每天9:00 | 提醒3天内到期的账单 |
| remindOverdue | 每天9:00和18:00 | 催缴已逾期的账单 |
| sendWeeklySummary | 每周一9:00 | 发送本周待缴费汇总 |

**通知类型**
| 事件类型 | 触发时机 | 接收人 |
|----------|----------|--------|
| FEE_BILL_CREATED | 账单创建 | 业主 |
| FEE_UPCOMING_DUE | 即将到期 | 业主 |
| FEE_OVERDUE | 账单逾期 | 业主 |
| FEE_PAYMENT_SUCCESS | 缴费成功 | 业主 |

---

### 5. 巡检提醒通知 ✅

**后端 (ether-ops)**

- [x] InspectionTask - 巡检任务实体
- [x] InspectionTaskRepository - 数据访问层
- [x] InspectionReminderJob - 定时扫描和提醒

**定时任务**
| 任务 | 执行时间 | 功能 |
|------|----------|------|
| remindTodayInspection | 每天8:00 | 提醒当天需要执行的巡检任务 |
| remindTomorrowInspection | 每天18:00 | 提醒明天的巡检任务 |
| alertOverdueInspection | 每天9:00和15:00 | 告警已逾期的巡检任务 |
| sendWeeklyInspectionSummary | 每周一8:00 | 发送本周巡检任务汇总 |

**通知事件类型**
| 事件类型 | 触发时机 | 接收人 |
|----------|----------|--------|
| INSPECTION_TODAY | 当天巡检提醒 | 巡检人 |
| INSPECTION_TOMORROW | 明天巡检提醒 | 巡检人 |
| INSPECTION_OVERDUE | 巡检任务逾期 | 巡检人 |
| INSPECTION_WEEKLY_SUMMARY | 周巡检汇总 | 巡检人 |

---

### 6. 工单系统核心功能 ✅

**开发状态**: 核心功能开发完成，146个测试全部通过

**后端 (ether-ops)**

- [x] 实体层 - WorkOrder, WorkOrderFlow
- [x] 枚举层 - Type, Status, Priority, Source
- [x] 仓储层 - Repository + 自定义查询
- [x] Service层 - 完整生命周期管理
- [x] Controller层 - REST API
- [x] 流转记录 - 自动记录状态变更
- [x] 集成测试 - 端到端测试
- [x] 统计功能 - 多维度统计分析

**前端 (ether-ui-admin)**

- [x] API层 - 完整API封装
- [x] WorkOrderList - 列表+搜索+分页
- [x] WorkOrderForm - 创建/编辑表单
- [x] WorkOrderDetail - 详情+操作按钮
- [x] 统计页面 - ECharts图表
- [x] 页面集成 - 主页面布局

**工单生命周期**

```
CREATED (已创建) → ASSIGNED (已分配) → ACCEPTED (已接单)
→ IN_PROGRESS (处理中) → COMPLETED (已完成) → CLOSED (已关闭)
```

---

### 7. 合同管理系统 ✅

**开发状态**: 功能完善完成，后端编译通过，前端类型检查通过

**后端 (ether-mdm)**

- [x] 数据库设计 - mdm_contract, mdm_contract_fee_item, mdm_contract_change
- [x] 枚举类 - ContractType (14种), ContractStatus, FeeCycle, ContractChangeType
- [x] 实体类 - Contract, ContractFeeItem, ContractChange
- [x] Repository层 - ContractRepository, ContractFeeItemRepository, ContractChangeRepository
- [x] Service层 - ContractService, ContractServiceImpl
- [x] Controller层 - ContractController (REST API + @LogOperation)
- [x] 定时任务 - ContractReminderJob (到期预警)
- [x] 事件发布 - ContractSignedEvent (合同签订事件)

**后端 (ether-finance)**

- [x] 账单生成 - FeeService.generateBillsFromContract (合同签订后自动生成账单)
- [x] 费用类型 - FeeType.RENT (新增租金类型)

**后端 (ether-auth)**

- [x] 权限配置 - V12\_\_add_contract_permissions.sql (菜单和按钮权限)

**前端 (ether-ui-admin)**

- [x] API封装 - contract.ts (类型定义、接口封装、14种合同类型)
- [x] 合同列表页 - index.vue (搜索、分页、状态标签、到期预警)
- [x] 合同详情页 - detail.vue (基本信息、费用明细、变更记录、附件展示、PDF预览)
- [x] 合同表单页 - form.vue (创建/编辑、附件上传、费用明细编辑)
- [x] 路由配置 - 动态路由映射

**合同生命周期**

```
DRAFT (草稿) → PENDING_APPROVAL (待审批) → APPROVED (已审批)
→ PENDING_SIGN (待签订) → EFFECTIVE (生效中) → EXPIRING (即将到期) → EXPIRED (已到期)
                                    ↓
                              TERMINATED (已终止) / RENEWED (已续签)
```

**核心功能**

- 合同CRUD管理
- 合同审批流程
- 合同签订确认
- 合同费用明细管理
- 合同变更管理
- 合同到期预警（定时任务）
- 合同续签功能
- 合同终止功能
- 合同附件上传与PDF预览
- 合同签订后自动生成账单

**合同类型支持 (14种)**

| 类型             | 编码              | 适用场景         |
| ---------------- | ----------------- | ---------------- |
| 物业服务合同     | PROPERTY_SERVICE  | 物业公司与业委会 |
| 前期物业服务合同 | PRE_PROPERTY      | 开发商与物业公司 |
| 住宅租赁合同     | RESIDENTIAL_LEASE | 住宅出租         |
| 商业租赁合同     | COMMERCIAL_LEASE  | 商铺/写字楼      |
| 车位租赁合同     | PARKING_LEASE     | 车位出租         |
| 保洁服务合同     | CLEANING_SERVICE  | 第三方保洁公司   |
| 安保服务合同     | SECURITY_SERVICE  | 第三方安保公司   |
| 绿化养护合同     | LANDSCAPE_SERVICE | 第三方绿化公司   |
| 电梯维保合同     | ELEVATOR_SERVICE  | 电梯维保公司     |
| 消防维保合同     | FIRE_SERVICE      | 消防维保公司     |
| 垃圾清运合同     | WASTE_SERVICE     | 环卫公司         |
| 广告位租赁合同   | ADVERTISEMENT     | 广告位出租       |
| 场地租赁合同     | VENUE_RENTAL      | 临时活动场地     |
| 其他合同         | OTHER             | 其他类型         |

**相关文档**

- [合同管理规格说明书](../09-BUSINESS_IMPLEMENTATION_MAPPING/02-主数据管理/05-合同管理.md)
- [合同管理任务清单](../09-BUSINESS_IMPLEMENTATION_MAPPING/02-主数据管理/05-合同管理-task_list.md)
- [合同管理检查清单](../09-BUSINESS_IMPLEMENTATION_MAPPING/02-主数据管理/05-合同管理-checklist.md)
- [合同管理完善规格说明书](../09-BUSINESS_IMPLEMENTATION_MAPPING/02-主数据管理/05-合同管理-完善规格说明书.md)
- [合同管理AI分析方案设计](../09-BUSINESS_IMPLEMENTATION_MAPPING/02-主数据管理/05-合同管理-AI分析方案设计.md)

**单元测试**

- [x] ContractServiceTest - 18个测试用例，覆盖合同生命周期所有操作
- [x] ContractControllerTest - 14个测试用例，覆盖所有API接口

**测试结果**

```
Tests run: 32, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

---

## 三、模块架构

根据领域驱动设计，项目分为以下模块：

```
ether-platform/
├── ether-gateway/          # API 网关
├── ether-auth/             # 认证中心
├── ether-mdm/              # 空间主数据 (4.1)
│   ├── SpaceNode           # 空间节点
│   ├── RoomDetail          # 房间详情
│   ├── Ownership           # 产权信息
│   ├── Visitor             # 访客管理
│   ├── Inspection          # 巡检管理
│   └── Contract            # 合同管理
├── ether-ops/              # 运营调度 (4.2)
│   ├── WorkOrder           # 工单系统
│   └── Notification        # 通知系统
├── ether-asset/            # 设施设备 (4.3)
│   └── Equipment           # 设备台账
└── ether-finance/          # 财务计费 (4.4)
    ├── FeeItem             # 收费项目
    ├── FeeBill             # 收费账单
    └── FeePayment          # 支付记录
```

### API 路由映射

| 模块          | 路由前缀             | 说明       |
| ------------- | -------------------- | ---------- |
| ether-auth    | `/api/v1/auth/**`    | 认证相关   |
| ether-mdm     | `/api/v1/mdm/**`     | 主数据管理 |
| ether-ops     | `/api/v1/ops/**`     | 运营调度   |
| ether-asset   | `/api/v1/asset/**`   | 设施设备   |
| ether-finance | `/api/v1/finance/**` | 财务计费   |

---

## 四、下一阶段工作规划

### Phase 1: 完善现有功能联动（已完成）✅

**目标**: 完善现有模块的联动功能

1. **设备与工单联动** ✅
   - ✅ 设备故障自动创建维修工单
   - ⏭️ 工单关联设备信息展示（待开发）
   - ⏭️ 设备维修历史查询（待开发）

2. **巡检与工单联动** ✅
   - ✅ 巡检异常自动创建工单
   - ⏭️ 巡检任务与工单状态同步（待开发）

3. **收费管理优化** ✅
   - ✅ 费用催缴通知
   - ✅ 逾期费用计算
   - ⏭️ 费用报表导出（待开发）

4. **消息通知系统** ✅
   - ✅ 通知渠道管理
   - ✅ 消息模板管理
   - ✅ 通知规则管理
   - ✅ 消息历史记录
   - ✅ 与工单系统集成（已完成）

### Phase 2: 权限与账户领域完善（已完成）✅

**目标**: 实现 RBAC 权限模型和项目隔离

1. **系统配置管理** ✅
   - ✅ EtherProperties 统一配置管理
   - ✅ 访客凭证配置（过期时间、签名算法）
   - ✅ 系统配置（版本、超级管理员角色编码）

2. **项目隔离实现** ✅
   - ✅ Gateway 自动注入 project_id（X-Project-Id Header）
   - ✅ ProjectContextHolder ThreadLocal 上下文
   - ✅ ProjectContextInterceptor 拦截器
   - ✅ 超级管理员跳过项目隔离（基于 RBAC 判断）

3. **访客凭证系统** ✅
   - ✅ VisitorCredential 实体和 CredentialStatus 枚举
   - ✅ 二维码生成与验证（格式：VC:{credentialId}:{timestamp}:{signature}）
   - ✅ HmacSHA256 签名验证
   - ✅ VisitorCredentialService 业务逻辑
   - ✅ VisitorCredentialController API 接口
   - ✅ 数据库表 auth_visitor_credential

4. **操作日志审计系统** ✅
   - ✅ OperationLog 实体
   - ✅ @LogOperation 注解
   - ✅ OperationLogAspect AOP 切面
   - ✅ 敏感字段脱敏（password, salt, idCard, phone）
   - ✅ 用户维度查询（by-user）
   - ✅ 业务维度查询（by-project, by-business）
   - ✅ 数据库表 auth_operation_log
   - ⏭️ 自动归档（待系统开发完成后实现）

### Phase 3: 移动端适配（已完成）✅

**目标**: 支持移动端访问，方便现场人员使用

**完成状态**: ✅ 已完成

1. **响应式布局优化** ✅
   - ✅ 适配手机、平板屏幕
   - ✅ 触摸友好的交互

2. **员工端 H5/App** ✅
   - ✅ 工单接单、处理
   - ✅ 巡检任务执行
   - ✅ 访客登记
   - ✅ 通知接收

3. **业主端 H5/App** ✅
   - ✅ 账单查询
   - ✅ 在线缴费
   - ✅ 报修提交
   - ✅ 访客预约

4. **扫码功能** ✅
   - ✅ 设备扫码查看
   - ✅ 扫码报修
   - ✅ 访客扫码通行

5. **消息推送** ✅
   - ✅ 工单提醒
   - ✅ 缴费提醒
   - ✅ 巡检提醒

### Phase 4: 集成中心（优先级：中）

**目标**: 对接外部系统和 IoT 设备

**完成状态**: ⏳ 开发中

1. **停车系统集成** ⏳
   - ⏭️ 车牌识别接口
   - ⏭️ 车位状态同步

2. **门禁系统集成** ⏳
   - ⏭️ 访客二维码下发
   - ⏭️ 通行记录上报

3. **IoT 传感器接入** ⏳
   - ⏭️ MQTT 消息监听
   - ⏭️ 设备故障自动报警

---

## 三、功能实现进度

### 模块完成度统计

| 模块               | 功能                         | 完成度 | 说明                   |
| ------------------ | ---------------------------- | ------ | ---------------------- |
| M01 空间与资产管理 | 项目管理、空间节点、业主管理 | 100%   |                        |
| M01 空间与资产管理 | 租户管理                     | 100%   | 已实现，需求文档待更新 |
| M02 设施设备管理   | 设备台账、维修工单           | 100%   |                        |
| M03 运营调度       | 工单、巡检、访客             | 100%   |                        |
| M04 巡检管理       | 巡检计划、任务、记录         | 100%   |                        |
| M05 访客管理       | 预约、登记、凭证、黑名单     | 100%   | 已实现，需求文档待更新 |
| M06 财务计费       | 账单、收费、催缴             | 95%    | 在线支付已实现，待集成 |
| M07 权限与账户     | 用户、角色、权限             | 100%   |                        |

---

## 五、待开发任务清单

### 高优先级

- [ ] 业主端小程序/APP
- [ ] 工单关联设备信息展示
- [ ] 设备维修历史查询
- [ ] 费用报表导出

### 中优先级

- [ ] 报表统计功能
- [ ] 数据导入导出
- [x] 系统配置管理 ✅ (2026-02-10 完成)
- [x] 操作日志审计 ✅ (2026-02-10 完成，自动归档待后续实现)

### 低优先级

- [ ] 短信通知渠道
- [ ] 邮件通知渠道
- [ ] 推送通知渠道
- [ ] 第三方系统集成

---

## 六、测试统计

### 后端测试

```
WorkOrderTest ................... 5 tests ✅
WorkOrderEnumsTest .............. 12 tests ✅
WorkOrderRepositoryTest ......... 12 tests ✅
WorkOrderServiceTest ............ 26 tests ✅
WorkOrderControllerTest ......... 19 tests ✅
WorkOrderFlowTest ............... 6 tests ✅
WorkOrderFlowRepositoryTest ..... 6 tests ✅
WorkOrderIntegrationTest ........ 6 tests ✅
WorkOrderStatisticsServiceTest .. 10 tests ✅
-------------------------------------------
Total ........................... 103 tests ✅
```

###

前端测试

```
work-order.test.ts .............. 19 tests ✅
WorkOrderList.spec.ts ........... 13 tests ✅
WorkOrderForm.spec.ts ........... 11 tests ✅
-------------------------------------------
Total ........................... 43 tests ✅
```

---

## 七、开发规范

### 代码规范

- 使用 Lombok 简化代码
- 遵循 RESTful API 设计规范
- 统一返回结果封装 (Result)
- 异常统一处理

### 数据库规范

- 表名使用下划线命名
- 字段名使用下划线命名
- 必须包含 created_at, updated_at 字段
- 使用 UUID 作为主键

### 接口规范

- 统一前缀: /api/v1/{module}
- 使用 HTTP 方法区分操作
- 请求参数使用 DTO 封装
- 返回结果使用 VO 封装

---

## 八、Bug修复记录

### 2026-02-10 - 前端页面报错修复

#### 问题汇总

| 页面     | 问题             | 原因                                                         | 解决方案                                          |
| -------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------- |
| 设备管理 | 404 错误         | 前端导入 `api/asset/equipment`，后端只有 `api/mdm/equipment` | 修改导入路径为 `api/mdm/equipment`                |
| 访客管理 | 404 错误         | 后端 `VisitorController` 缺少 `/api/v1` 前缀                 | 修改 `@RequestMapping("/api/v1/mdm/visitors")`    |
| 工单统计 | echarts 导入错误 | 项目未安装 echarts 依赖                                      | `npm install echarts --save` 并重启开发服务器     |
| 角色管理 | 页面加载失败     | 使用 Element Plus 组件，但项目只安装了 Ant Design Vue        | 将 Element Plus 组件替换为 Ant Design Vue         |
| 巡检管理 | 404 错误         | 后端 `InspectionController` 缺少 `/api/v1` 前缀              | 修改 `@RequestMapping("/api/v1/mdm/inspections")` |

#### 解决方案文档

- 已创建《前端开发规范》文档：`docs/02-设计文档/公共规范/前端开发规范.md`
- 包含：组件库规范、API路径规范、依赖管理规范、问题解决方案记录

### 2026-02-10 - 前端路由跳转问题修复

#### 问题描述

**症状**: 点击侧边栏菜单，页面没有切换，URL 保持不变。

**根本原因**:

1. 菜单点击使用 `router.push({ name: key })`，但动态路由的 `name` 可能未正确注册
2. 动态路由添加后，使用 `name` 导航可能找不到对应路由

**解决方案**:

```typescript
// 修改前：使用 name 导航
const handleMenuClick = ({ key }: { key: string }) => {
  router.push({ name: key });
};

// 修改后：使用 path 导航
const handleMenuClick = ({ key }: { key: string }) => {
  const menu = findMenuByComponentName(menus, key);
  if (menu?.menuPath) {
    router.push(menu.menuPath);
  }
};
```

**相关文件**:

- `src/views/layout/index.vue` - 菜单点击处理
- `src/router/index.ts` - 动态路由生成

**文档更新**:

- 已创建《前端路由最佳实践》文档：`docs/04-技术方案/ROUTING_BEST_PRACTICES.md`
- 包含：路由架构设计、常见问题解决方案、开发规范

### 2026-02-10 - 访客凭证功能完善

#### 前端表单提交修复

**问题**: 表单提交后弹窗不关闭，无法显示生成的二维码

**根本原因**: request 拦截器已经解包了响应数据，但前端代码还在检查 `res.code === 200`

**修复内容**:

```typescript
// 修改前
const res = await visitorCredentialApi.generateCredential(submitData);
if (res.code === 200) {  // 错误
  ...
}

// 修改后
const res = await visitorCredentialApi.generateCredential(submitData);
message.success("凭证生成成功");
generateModalVisible.value = false;
fetchCredentials();
resetForm();
if (res) {
  currentCredential.value = res;
  qrCodeModalVisible.value = true;
}
```

**相关文件**:

- `src/views/mdm/visitor/components/VisitorCredential.vue`
- `src/api/mdm/visitor.ts`

#### @LogOperation 注解完善

**添加范围**:

| Controller                  | 方法数 | 说明                                           |
| --------------------------- | ------ | ---------------------------------------------- |
| AuthController              | 5      | 登录、注册、刷新Token、登出、获取权限          |
| PermissionController        | 17     | 角色管理、权限管理、角色权限分配、用户角色分配 |
| VisitorCredentialController | 6      | 生成、查询、撤销、验证、清理凭证               |

**使用示例**:

```java
@LogOperation(
    module = "访客管理",
    operation = "CREATE",
    description = "生成访客凭证",
    businessType = "VISITOR_CREDENTIAL"
)
public ResponseEntity<VisitorCredentialResponse> generateCredential(...) { ... }
```

**验证结果**:

- ✅ 前端表单提交正常，弹窗关闭并显示二维码
- ✅ 操作日志正确记录到数据库
- ✅ 敏感字段自动脱敏（password, idCard, phone 等）

### 2026-02-10 - 前端功能完善

#### 前端验证凭证功能

**修复内容**:

- 修复 API 响应处理逻辑（移除 `res.code === 200` 检查）
- 添加成功/失败消息提示
- 验证成功后自动刷新列表

**文件**: `src/views/mdm/visitor/components/VisitorCredential.vue`

#### 前端撤销凭证功能

**修复内容**:

- 修复 API 响应处理逻辑
- 添加确认弹窗
- 撤销成功后自动刷新列表并更新统计

#### 操作日志前端页面

**新增文件**:

- `src/api/system/operationLog.ts` - 操作日志 API
- `src/views/system/operation-log/index.vue` - 操作日志页面

**功能特性**:

- 多维度筛选（模块、操作类型、业务类型、执行结果、时间范围）
- 表格展示（操作时间、操作人、模块、类型、描述、URL、执行时间、结果）
- 详情弹窗（完整日志信息、请求参数格式化展示）
- 支持查询参数高亮显示

**页面路径**: `/system/operation-logs`

#### 权限管理前端页面

**新增文件**:

- `src/api/system/permission.ts` - 权限管理 API
- `src/views/system/permission/index.vue` - 权限管理页面

**功能特性**:

- **角色管理**: 新增、编辑、删除角色，启用/禁用角色，分配权限
- **权限管理**: 新增、编辑、删除权限，启用/禁用权限
- **权限分配**: 树形结构展示权限，支持批量分配
- **数据范围**: 支持配置角色的数据访问范围（全部/项目/部门/仅本人）

**页面路径**: `/system/permissions`

#### 功能完整性总结

| 模块     | 功能       | 前端 | API | 状态 |
| -------- | ---------- | ---- | --- | ---- |
| 访客凭证 | 生成凭证   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 访客凭证 | 查看二维码 | ✅   | ✅  | 完成 |
| 访客凭证 | 撤销凭证   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 访客凭证 | 验证凭证   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 访客凭证 | 查询列表   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 访客凭证 | 清理过期   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 操作日志 | 查询日志   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 权限管理 | 角色管理   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 权限管理 | 权限管理   | ✅   | ✅  | 完成 |
| 权限管理 | 权限分配   | ✅   | ✅  | 完成 |

### 2026-02-11 - E2E测试报告

#### 单元测试

**执行命令**: `npm test -- --run`

**测试结果**: ✅ 全部通过 (7/7)

- ✓ should fetch work orders by project
- ✓ should create work order
- ✓ should update work order
- ✓ should delete work order
- ✓ should search work orders
- ✓ should fetch work order detail
- ✓ should handle API errors

#### E2E功能测试

**测试环境**:

- 前端: http://localhost:5174
- 后端: http://localhost:8081
- 浏览器: Chrome DevTools MCP

**测试用例执行结果**:

| 模块     | 功能       | 测试结果  | 备注                         |
| -------- | ---------- | --------- | ---------------------------- |
| 访客凭证 | 页面加载   | ✅ 通过   | 统计数据正确显示             |
| 访客凭证 | 生成凭证   | ✅ 通过   | 弹窗关闭，列表刷新，统计更新 |
| 访客凭证 | 查看二维码 | ✅ 通过   | 弹窗显示二维码和凭证信息     |
| 访客凭证 | 撤销凭证   | ✅ 通过   | 状态变更，统计更新           |
| 访客凭证 | 验证凭证   | ✅ 通过   | API测试通过                  |
| 操作日志 | API查询    | ✅ 通过   | 支持多维度筛选               |
| 权限管理 | 页面加载   | ⚠️ 受限   | 需要权限配置                 |
| 权限管理 | 创建角色   | ⚠️ 需修复 | 已添加 projectId 传递        |

**发现的问题**:

1. **权限管理页面访问受限** - 当前用户没有权限管理权限，需要配置角色权限
2. **创建角色缺少 projectId** - 已修复，添加 permissionStore 获取当前项目ID

**修复记录**:

| 问题                   | 修复文件                                | 修复内容                                   |
| ---------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 创建角色缺少 projectId | `src/views/system/permission/index.vue` | 添加 permissionStore，提交时包含 projectId |

### 2026-02-11 - 权限控制机制验证

#### 权限控制实现状态

**已实现的权限控制机制**:

| 控制层级 | 实现方式            | 状态      | 说明                       |
| -------- | ------------------- | --------- | -------------------------- |
| 菜单级   | 后端返回菜单列表    | ✅ 已生效 | 用户只能看到后端返回的菜单 |
| 路由级   | 路由守卫检查        | ✅ 已生效 | 无权限访问时重定向到首页   |
| 按钮级   | `v-permission` 指令 | ✅ 已生效 | 无权限时按钮不渲染         |
| API级    | 后端权限校验        | ✅ 已生效 | 返回 403 无权限访问        |

**验证结果**:

1. **菜单级权限控制** ✅
   - 后端 `user-permissions` 接口只返回用户有权限的菜单
   - Layout 组件根据 `permissionStore.menus` 渲染菜单
   - 当前用户没有权限管理菜单，所以看不到

2. **路由级权限控制** ✅
   - `permissionGuard.ts` 检查 `to.meta.permission`
   - 无权限时跳转到 403 页面
   - 当前用户访问 `/system/permissions` 被正确拦截

3. **按钮级权限控制** ✅
   - `v-permission` 指令已注册
   - 支持 `v-permission="'code'"`、`v-permission:all`、`v-permission:any`
   - 无权限时元素被移除

4. **API级权限控制** ✅
   - 后端接口返回 403
   - 验证：`/api/v1/auth/user-permissions` 返回 403

#### 权限控制使用说明

**1. 菜单权限控制**:

```typescript
// 后端返回的菜单数据控制显示
// 只有后端返回的菜单才会显示在侧边栏
```

**2. 路由权限控制**:

```typescript
// 在路由配置中添加 permission 元数据
{
  path: '/system/permissions',
  meta: {
    permission: 'system:permission:view'  // 需要此权限才能访问
  }
}
```

**3. 按钮权限控制**:

```vue
<!-- 单个权限 -->
<a-button v-permission="'system:permission:create'">新增</a-button>

<!-- 需要所有权限 -->
<a-button
  v-permission:all="['system:permission:edit', 'system:permission:admin']"
>编辑</a-button>

<!-- 需要任意权限 -->
<a-button
  v-permission:any="['system:permission:edit', 'system:permission:view']"
>查看</a-button>
```

**4. 代码级权限检查**:

```typescript
const permissionStore = usePermissionStore();

// 检查是否有权限码
if (permissionStore.hasPermissionCode("system:permission:create")) {
  // 有权限
}

// 检查是否有任意权限
if (permissionStore.hasAnyPermission(["code1", "code2"])) {
  // 有权限
}

// 检查是否有所有权限
if (permissionStore.hasAllPermissions(["code1", "code2"])) {
  // 有权限
}
```

### 2026-02-11 - 超级管理员权限修复

#### 问题分析

系统初始化时创建了超级管理员，但超级管理员无法看到权限管理菜单：

1. **DataInitializer** 使用 `SYSTEM_PROJECT_ID` (00000000-0000-0000-0000-000000000000) 作为系统项目ID
2. **PermissionService.getUserPermissions** 使用 `findPermissionsByUserIdAndProjectId` 查询权限
3. 该查询方法通过 `UserRole` 关联查询，但超级管理员的权限直接绑定在系统项目上

#### 修复方案

修改 `PermissionService.getUserPermissions` 方法，为超级管理员特殊处理：

```java
// 检查是否是超级管理员
boolean isSuperAdmin = userRoles.stream()
        .anyMatch(ur -> {
            Role role = roleRepository.findById(ur.getRoleId()).orElse(null);
            return role != null && "SUPER_ADMIN".equals(role.getRoleCode());
        });

// 获取权限时特殊处理
for (UUID projectId : projectIds) {
    List<Permission> permissions;
    if (isSuperAdmin && SYSTEM_PROJECT_ID.equals(projectId)) {
        // 超级管理员获取系统项目的所有权限
        permissions = permissionRepository.findByProjectIdAndEnabledTrueOrderByModuleAscSortOrderAsc(projectId);
    } else {
        permissions = permissionRepository
                .findPermissionsByUserIdAndProjectId(userId, projectId);
    }
    // ...
}
```

#### 修复文件

| 文件                                                                     | 修改内容                                         |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/service/PermissionService.java` | 添加超级管理员判断，使用直接查询获取系统项目权限 |

#### 系统初始化数据

**超级管理员账号**: admin / admin123

**初始化权限包括**:

- 系统管理：项目管理、用户管理、角色管理、权限管理
- 主数据：空间节点、业主、设备、巡检、访客、收费
- 运维：工单管理、工单统计
- 消息：消息中心、通知配置

### 2026-02-11 - 网关和CORS配置修复 ✅

#### 修复内容

**1. 网关配置修复**

| 文件                                                                                | 修改内容                         |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| `ether-gateway/src/main/resources/application.yml`                                  | 使用直接URL路由替代Nacos服务发现 |
| `ether-gateway/src/main/java/com/ether/gateway/filter/JwtAuthenticationFilter.java` | 更新注释说明公开路径             |

**2. 前端API地址修复**

| 文件                              | 修改内容                                             |
| --------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `ether-ui-admin/.env.development` | 修改 `VITE_API_BASE_URL` 从 `8081` 到 `8080`（网关） |

**3. CORS配置调整**

| 文件                                                             | 修改内容                           |
| ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/config/CorsConfig.java` | 禁用CORS配置，由网关统一处理       |
| `ether-gateway/src/main/resources/application.yml`               | 启用网关全局CORS配置，统一处理跨域 |

**4. 权限管理Controller修复**

| 文件                                                                           | 修改内容                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/controller/PermissionController.java` | 修复createRole和createPermission方法，优先使用前端传递的projectId |

#### 服务架构

```
┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│   Frontend  │────▶│   Gateway   │────▶│   Auth      │
│  :5175      │     │   :8080     │     │   :8081     │
└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘
                           │
                           ▼
                    ┌─────────────┐
                    │   Other     │
                    │   Services  │
                    └─────────────┘
```

#### CORS配置策略

- **网关层**: 统一处理所有跨域请求
- **下游服务**: 禁用CORS配置，避免重复添加CORS头

#### 验证结果

| 功能             | 状态 | 说明             |
| ---------------- | ---- | ---------------- |
| 超级管理员登录   | ✅   | 成功             |
| 权限管理菜单显示 | ✅   | 成功显示所有菜单 |
| 权限管理页面访问 | ✅   | 成功             |
| 新增角色         | ✅   | 成功创建角色     |

---

### 2026-02-11 - 超级管理员菜单显示修复 ✅

#### 问题描述

超级管理员登录后，左侧菜单上方显示"项目 00000000"项目选择器，并且显示了所有业务功能菜单（空间节点、业主、设备等），这是不正确的。超级管理员应该只能看到系统级管理菜单。

#### 修复内容

**1. 后端DTO修改**

| 文件                                                                       | 修改内容                                     |
| -------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/dto/UserPermissionsResponse.java` | ProjectInfo 添加 `isSystem` 字段标识系统项目 |

**2. 后端Service修改**

| 文件                                                                     | 修改内容                                         |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/service/PermissionService.java` | buildProjectInfo 方法对系统项目返回特殊标识      |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/service/PermissionService.java` | 添加 `isSystemManagementPermission` 方法过滤权限 |
| `ether-auth/src/main/java/com/ether/auth/service/PermissionService.java` | getUserPermissions 方法只返回系统管理相关权限    |

**3. 前端Store修改**

| 文件                                      | 修改内容                        |
| ----------------------------------------- | ------------------------------- |
| `ether-ui-admin/src/stores/permission.ts` | 添加 `isSystemAdmin` 计算属性   |
| `ether-ui-admin/src/stores/permission.ts` | 修改 `hasProjects` 排除系统项目 |

**4. 前端路由修改**

| 文件                                 | 修改内容                                       |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| `ether-ui-admin/src/router/index.ts` | 路由守卫允许系统管理员访问，不跳转到无项目页面 |

#### 修复原理

1. **后端识别系统项目**: 当项目是系统项目（00000000-0000-0000-0000-000000000000）时，返回 `isSystem: true`
2. **后端过滤权限**: 超级管理员只返回 `system:` 和 `msg:` 开头的权限（系统管理和消息中心）
3. **前端识别系统管理员**: 通过 `isSystemAdmin` 计算属性判断用户是否只有系统项目
4. **隐藏项目选择器**: 当 `hasProjects` 为 false（只有系统项目）时，不显示项目选择器
5. **允许访问菜单**: 系统管理员可以正常访问系统管理菜单，不会被重定向到无项目页面

#### 超级管理员菜单结构

超级管理员现在只能看到以下 6 个系统管理菜单：

| 序号 | 菜单名称 | 权限编码前缀 |
| ---- | -------- | ------------ |
| 1    | 项目管理 | system:      |
| 2    | 用户管理 | system:      |
| 3    | 角色管理 | system:      |
| 4    | 权限管理 | system:      |
| 5    | 消息中心 | msg:         |
| 6    | 通知配置 | msg:         |

**不再显示的业务功能菜单：**

- ❌ 空间节点管理 (mdm:)
- ❌ 业主管理 (mdm:)
- ❌ 设备管理 (mdm:)
- ❌ 巡检管理 (mdm:)
- ❌ 访客管理 (mdm:)
- ❌ 收费管理 (mdm:)
- ❌ 工单管理 (ops:)
- ❌ 工单统计 (ops:)

#### 验证结果

| 功能               | 状态 | 说明                     |
| ------------------ | ---- | ------------------------ |
| 超级管理员登录     | ✅   | 成功                     |
| 不显示项目选择器   | ✅   | 左侧菜单上方无项目下拉框 |
| 只显示系统管理菜单 | ✅   | 仅 6 个系统管理菜单      |
| 不显示业务功能菜单 | ✅   | 无 mdm: 和 ops: 相关菜单 |
| 权限管理功能正常   | ✅   | 可以创建角色、权限等     |

---

## 九、历史计划归档

以下计划文档已完成，仅作历史参考：

| 计划文档                                   | 完成状态  | 说明            |
| ------------------------------------------ | --------- | --------------- |
| 2026-02-05-project-initialization.md       | ✅ 已完成 | 项目初始化计划  |
| 2026-02-06-frontend-ether-ui-admin.md      | ✅ 已完成 | 前端开发计划    |
| 2026-02-06-jwt-auth-gateway-interceptor.md | ✅ 已完成 | JWT认证计划     |
| 2026-02-06-mdm-auth-implementation.md      | ✅ 已完成 | MDM认证实现计划 |
| 2026-02-06-work-order-system.md            | ✅ 已完成 | 工单系统计划    |
| 2026-02-08-notification-system-plan.md     | ✅ 已完成 | 通知系统计划    |
| 2026-02-08-tdd-development-plan.md         | ✅ 已完成 | TDD开发计划     |

---

**文档维护**: 本文档为项目进度的唯一权威文档，所有进度更新请直接修改此文件。
