---
title: Calendar Feature Test Plan
status: active
date: 2026-06-24
type: test
branch: test/calendar-e2e
---

## Summary

针对已合并到 main 的日历与日程功能（U1-U12 + 代码走查修复），制定分层测试计划：单元测试基线验证 → 集成测试补全 → Playwright E2E 测试。重点验证端到端用户流程。

## Current State

- **单元测试**: 104 个已存在（`tests/unit/calendar/` 11 文件 + `tests/unit/tools/test_calendar_tool.py`），覆盖 db/service/routes/extraction/recurrence/scheduler/reminders/sync/tool。
- **集成测试**: 无日历相关集成测试。
- **E2E**: Playwright 已配置（`src/agentkit/server/frontend/playwright.config.ts`），自动启动后端(8000)+前端(5173)，有 login/chat/terminal 三个 spec。无日历 spec。
- **关键缺陷**: 日历路由未接入 `src/agentkit/server/app.py` — 全量服务器启动时 `/api/v1/calendar/*` 返回 404。必须先修复才能跑 E2E。

## Test Layers

### Layer 1: 单元测试基线 (Verify Existing)

**目标**: 确认 104 个已有测试在新分支上全部通过。

```bash
python3 -m pytest tests/unit/calendar/ tests/unit/tools/test_calendar_tool.py -x -q
```

**验收**: 104 passed, 0 failed。

### Layer 2: 路由接入修复 (Critical Fix)

**目标**: 将日历路由注册到 `create_app()`，使全量服务器可访问 `/api/v1/calendar/*`。

**改动**:
- `src/agentkit/server/app.py`: 导入 `calendar` 路由模块，`app.include_router(calendar.router, prefix="/api/v1")`
- 在 lifespan 中初始化 `CalendarService` 并挂到 `app.state.calendar_service`
- 在 lifespan 中启动/停止 `ReminderScheduler`

**验收**: `agentkit serve` 启动后 `GET /api/v1/calendar/events` 返回 401（未认证）而非 404。

### Layer 3: 集成测试 (API via TestClient)

**目标**: 通过 FastAPI TestClient 测试完整 API 流程（含认证、DB、业务逻辑），不依赖 Docker。

**新增文件**: `tests/unit/calendar/test_integration_flows.py`

**测试用例**:
1. 完整事件生命周期: 创建 → 查询 → 更新 → 删除
2. 循环事件: 创建 RRULE 事件 → 列表返回展开后的多次出现
3. 标签管理: 创建标签 → 关联事件 → 按标签过滤
4. 事件类型: 创建类型 → 创建带类型的事件 → 类型默认提醒规则克隆
5. 邀请流程: 创建事件 → 发送邀请 → 接受/拒绝邀请 → 验证邀请列表
6. 提醒规则: 创建带提醒规则的事件 → 验证规则持久化
7. 授权隔离: 用户 A 的事件用户 B 不可见/不可改
8. ICS 导入导出: 导入 .ics → 导出 → 验证往返一致性

### Layer 4: E2E 测试 (Playwright)

**目标**: 通过浏览器模拟真实用户操作，验证前端 UI + 后端 API 完整链路。

**新增文件**: `src/agentkit/server/frontend/e2e/calendar.spec.ts`

**前置条件**: Layer 2 修复完成（路由已接入）。

**测试用例**:

| # | 场景 | 步骤 |
|---|------|------|
| E1 | 日历面板加载 | 登录 → 打开 Agent 页面 → 点击日历 tab → 验证摘要视图显示 |
| E2 | 创建事件 | 日历 tab → 打开抽屉 → 点击新建 → 填写标题/时间 → 保存 → 验证事件出现在列表和网格 |
| E3 | 三视图切换 | 抽屉内 → 切换 月/卡片/列表 视图 → 验证各视图正确渲染 |
| E4 | 编辑事件 | 点击已有事件 → 修改标题 → 保存 → 验证更新生效 |
| E5 | 删除事件 | 选中事件 → 删除 → 验证从列表消失 |
| E6 | 标签管理 | 创建标签 → 给事件打标签 → 按标签过滤 |
| E7 | 循环事件展示 | 创建每周循环事件 → 切换到月视图 → 验证多次出现 |
| E8 | 邀请管理 | 创建事件 → 添加邀请 → 验证邀请列表显示 |

**实现策略**:
- 复用 `e2e/helpers.ts` 的 `loginAndHydrate(page)` 登录
- 使用 Playwright `data-testid` 选择器（需在前端组件添加 testid）
- 每个测试独立创建事件，避免相互依赖
- 使用 `waitForResponse` 等待 API 响应

### Layer 5: 前端组件测试 (Vitest, 可选)

**目标**: 验证 Pinia store 和 API client 逻辑。

**新增文件**: `src/agentkit/server/frontend/tests/unit/stores/calendar.test.ts`

**注**: `@vue/test-utils` 未安装，组件挂载测试需新增依赖。按 ponytail 原则，优先 E2E 覆盖，组件测试列为可选。

## Execution Order

1. Layer 1 — 运行现有单元测试（基线）
2. Layer 2 — 修复路由接入
3. Layer 3 — 编写集成测试
4. Layer 4 — 编写并运行 E2E 测试
5. Layer 5 — (可选) 前端组件测试

## Risks

| Risk | Mitigation |
|------|------------|
| E2E 需要真实后端+前端启动，耗时较长 | Playwright config 已配置 webServers 自动启停 |
| FullCalendar 组件渲染复杂，选择器难定位 | 使用 `data-testid` + `getByTestId` |
| 循环事件展开在 E2E 中时区敏感 | 使用 UTC 固定时间，避免相对时间 |
| 路由接入可能影响现有服务器启动 | 先跑全量单元测试确认无回归 |
