# GEO 平台 - 迭代计划（Sprint Plan）

## 概述

本文档定义 GEO 平台从 MVP 到生产发布的完整迭代计划。项目划分为 7 个阶段（Phase 0-6），每个阶段有明确的目标、交付物和验收标准。

**迭代原则**：
- 每个 Phase 结束时必须产出可演示的增量
- 优先实现 P0 功能，确保核心链路可用
- 每个 Phase 包含开发、测试、文档更新
- 定期进行回顾和调整

---

## Phase 0：基础设施与文档体系（当前阶段）

### 时间范围

预计 1-2 周

### 目标

建立完整的项目基础设施和文档体系，为后续开发奠定坚实基础。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 状态 |
|--------|------|------|
| 项目文档目录结构 | 完整的 `docs/` 目录体系 | 进行中 |
| 架构设计文档 | 系统架构、模块划分、接口定义 | 进行中 |
| 开发环境配置 | Docker Compose 开发环境 | 已完成 |
| 代码仓库初始化 | 前端 + 后端代码框架 | 已完成 |
| 数据库设计文档 | 完整的数据库 Schema 设计 | 待完成 |
| 数据库迁移脚本 | 初始表结构 Alembic 迁移 | 已完成 |
| CI/CD 基础配置 | 代码检查、测试流水线 | 待完成 |
| 开发规范文档 | 代码规范、Git 规范、TDD 流程 | 进行中 |

### 验收标准

- [ ] 新开发人员可在 30 分钟内完成环境搭建
- [ ] 所有核心文档已创建并填充内容
- [ ] Docker Compose 可一键启动全部服务
- [ ] 数据库迁移脚本可成功执行
- [ ] 代码提交前自动执行格式检查

### 关键任务

- [ ] 创建完整的 `docs/` 目录结构和占位文件
- [ ] 填充核心文档内容（README、架构、需求、设计）
- [ ] 完善数据库 Schema 设计和迁移脚本
- [ ] 配置代码质量工具（Black、Ruff、ESLint、Prettier）
- [ ] 搭建基础 CI/CD 流水线
- [ ] 制定团队开发规范和代码审查流程

---

## Phase 1：Stage 1 诊断分析 - 核心链路（MVP 核心）

### 时间范围

预计 3-4 周

### 目标

实现 GEO 平台最核心的 Stage 1 诊断分析功能，包括查询管理和引用检测两大核心模块。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 用户认证系统 | 注册/登录/权限管理 | P0 |
| 查询管理前端 | 查询创建、列表、详情页面 | P0 |
| 查询管理后端 API | 查询 CRUD、任务调度 | P0 |
| 多平台查询执行引擎 | ChatGPT/Kimi/Perplexity 适配器 | P0 |
| CitationDetector Agent | 引用检测核心 Agent | P0 |
| 引用检测前端展示 | 引用结果列表、详情页面 | P0 |
| 引用检测后端 API | 引用记录 CRUD、统计分析 | P0 |
| 基础仪表盘 | 查询统计、引用概览 | P0 |
| 订阅与配额系统 | Basic/Pro/Enterprise 订阅 | P1 |
| 竞品分析基础版 | 竞品列表、对比分析 | P1 |
| 诊断报告生成 | PDF/HTML 报告导出 | P1 |

### 验收标准

- [ ] 用户可注册登录并创建查询
- [ ] 系统可向多个 AI 平台执行查询并收集响应
- [ ] CitationDetector 可正确识别品牌引用情况
- [ ] 用户可在前端查看引用检测结果
- [ ] 仪表盘展示核心 KPI 数据
- [ ] 系统支持订阅等级和配额控制
- [ ] 单元测试覆盖率 >= 80%
- [ ] 核心 API 有集成测试覆盖

### 技术重点

- FastAPI 后端 API 设计和实现
- Next.js 前端页面开发
- Celery + Redis 异步任务队列
- AI 平台适配器架构设计和实现
- 引用检测算法设计和优化

---

## Phase 2：Stage 2-3 策略与内容（MVP 扩展）

### 时间范围

预计 4-5 周

### 目标

实现策略制定和内容生产模块，完成 GEO 优化的前三个核心阶段。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 策略生成引擎 | 基于诊断结果自动生成 GEO 策略 | P0 |
| 策略管理前端 | 策略查看、编辑、确认页面 | P0 |
| 规则管理系统 | 规则库 CRUD、版本管理 | P0 |
| 内容生成引擎 | ContentGenerator Agent | P0 |
| 内容编辑器 | 富文本/ Markdown 编辑器 | P0 |
| 规则检查引擎 | RuleChecker Agent | P0 |
| 内容质量评分 | 多维度内容质量评估 | P0 |
| 内容计划排期 | 日历视图、排期管理 | P1 |
| 素材管理系统 | 素材上传、管理、智能匹配 | P1 |
| 人工审核工作流 | 内容审核、审批流程 | P1 |

### 验收标准

- [ ] 系统可基于诊断报告自动生成优化策略
- [ ] 用户可创建和管理规则库
- [ ] ContentGenerator 可生成符合规则的内容
- [ ] RuleChecker 可检查内容合规性并给出评分
- [ ] 内容编辑器支持在线编辑和版本管理
- [ ] 支持内容计划的日历视图管理

### 技术重点

- AI Agent 框架的完整实现
- 提示工程（Prompt Engineering）优化
- 内容生成质量评估算法
- 前端富文本编辑器集成
- Agent 间通信协议实现

---

## Phase 3：Stage 4-5 分发与监测（功能完善）

### 时间范围

预计 4-5 周

### 目标

实现内容分发执行和监测优化模块，完成 GEO 业务全生命周期覆盖。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 渠道管理系统 | 渠道配置、状态监控 | P0 |
| 内容发布引擎 | 多渠道内容分发执行 | P0 |
| 分发效果追踪 | UTM 追踪、点击数据收集 | P1 |
| PerformanceTracker Agent | 性能追踪核心 Agent | P0 |
| KPI 仪表盘 | 实时数据可视化 | P0 |
| 报告生成系统 | 日报/周报/月报自动生成 | P0 |
| 告警通知系统 | 异常检测、多渠道通知 | P1 |
| 策略迭代建议 | 基于效果数据生成优化建议 | P1 |
| 趋势分析图表 | 引用率趋势、排名变化 | P1 |
| 白标报告 | 品牌化报告导出 | P1 |

### 验收标准

- [ ] 内容可分发至配置的渠道
- [ ] 系统可按周期自动执行监测查询
- [ ] KPI 仪表盘实时展示核心指标
- [ ] 可自动生成和导出周期性报告
- [ ] 异常时触发告警通知
- [ ] 用户可基于效果数据调整策略

### 技术重点

- 渠道 API 对接（CMS、社媒平台）
- 定时任务调度系统（Celery Beat）
- 数据可视化图表实现（Recharts）
- 报告模板引擎设计和实现
- 告警规则引擎

---

## Phase 4：代理运营模式（商业模式扩展）

### 时间范围

预计 3-4 周

### 目标

实现代理运营模式，支持运营团队代替客户执行 GEO 优化服务。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 代理运营后台 | 代理人员专用管理界面 | P0 |
| 客户管理系统 | 客户 CRUD、项目分配 | P0 |
| 客户数据隔离 | 多租户数据隔离机制 | P0 |
| 白标报告中心 | 客户品牌报告生成 | P0 |
| 团队权限管理 | 角色分配、权限控制 | P1 |
| 操作日志审计 | 全量操作记录 | P1 |
| 代理计费系统 | 项目计费、结算管理 | P2 |
| 客户门户（可选） | 客户自助查看报告 | P2 |

### 验收标准

- [ ] 代理人员可创建和管理客户
- [ ] 客户间数据完全隔离
- [ ] 可为不同客户生成白标报告
- [ ] 团队权限体系支持多种角色
- [ ] 所有操作有可追溯的日志记录

### 技术重点

- 多租户架构设计（Row-level Security）
- 白标主题系统
- 复杂权限控制实现
- 审计日志系统

---

## Phase 5：性能优化与稳定性（质量提升）

### 时间范围

预计 3-4 周

### 目标

全面提升系统性能、稳定性和可维护性，为生产环境做准备。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 数据库性能优化 | 索引优化、查询优化、连接池 | P0 |
| 缓存系统 | Redis 缓存热点数据 | P0 |
| 前端性能优化 | 代码分割、懒加载、图片优化 | P0 |
| API 限流与降级 | 限流策略、熔断机制 | P0 |
| 日志与监控系统 | 结构化日志、性能监控 | P0 |
| 错误追踪系统 | Sentry 或同类工具集成 | P1 |
| 负载测试报告 | 系统承载能力验证 | P1 |
| 安全审计 | 漏洞扫描、安全加固 | P1 |
| 数据备份策略 | 自动备份、恢复演练 | P1 |

### 验收标准

- [ ] 核心 API 响应时间 < 200ms（P95）
- [ ] 页面首屏加载时间 < 2s
- [ ] 系统可支持 1000 并发用户
- [ ] 数据库查询均有合适索引
- [ ] 所有错误可被追踪和告警
- [ ] 通过安全漏洞扫描

### 技术重点

- 数据库索引分析和优化
- Redis 缓存策略设计
- Next.js 性能优化
- 监控告警系统搭建
- 安全最佳实践实施

---

## Phase 6：生产部署与正式发布（上线准备）

### 时间范围

预计 2-3 周

### 目标

完成生产环境部署，正式发布 GEO 平台。

### 交付物

| 交付物 | 说明 | 优先级 |
|--------|------|--------|
| 生产环境配置 | 生产服务器、域名、SSL | P0 |
| Docker 生产部署 | 生产级 Docker Compose/K8s | P0 |
| 数据库生产迁移 | 生产数据库初始化 | P0 |
| 监控看板 | Grafana/Prometheus 监控 | P0 |
| 运维手册 | 部署、运维、故障处理 | P0 |
| 用户手册 | 终端用户操作指南 | P1 |
| 管理员手册 | 后台管理操作指南 | P1 |
| 发布说明 | 版本功能清单、已知问题 | P1 |
| 回滚方案 | 紧急回滚流程 | P0 |

### 验收标准

- [ ] 生产环境可稳定运行
- [ ] 监控看板可实时查看系统状态
- [ ] 故障可在 5 分钟内被发现
- [ ] 有完整的回滚方案并经过演练
- [ ] 用户手册和帮助文档已发布
- [ ] 团队可进行日常运维操作

### 上线检查清单

```
□ 域名和 DNS 配置完成
□ SSL 证书配置完成
□ 生产数据库已初始化
□ 环境变量和密钥已配置
□ 日志收集和存储正常
□ 监控告警规则已配置
□ 备份任务已创建并测试
□ 回滚方案已文档化
□ 负载均衡和健康检查正常
□ 安全策略已生效（WAF、防火墙）
□ 核心业务流程已验证通过
□ 紧急联系人列表已更新
```

---

## 迭代时间线汇总

```
2026 Q1                    2026 Q2                    2026 Q3
│                          │                          │
▼                          ▼                          ▼
├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ Phase 0│ Phase 1│ Phase 2│ Phase 3│ Phase 4│ Phase 5│ Phase 6
│ 基础   │ Stage1 │ Stage  │ Stage  │ 代理   │ 性能   │ 生产
│ 设施   │ 诊断   │ 2-3    │ 4-5    │ 运营   │ 优化   │ 发布
│ 2周    │ 4周    │ 5周    │ 5周    │ 4周    │ 4周    │ 3周
│        │        │        │        │        │        │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
                                        总计约 27 周
```

---

## 风险管理

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
|------|------|----------|
| AI 平台 API 变更 | 高 | 适配器抽象层、快速响应机制 |
| 引用检测准确率不足 | 高 | 持续优化算法、人工校验机制 |
| 内容生成质量差 | 高 | 规则约束、人工审核、A/B 测试 |
| 开发进度延迟 | 中 | 敏捷迭代、优先级调整、范围裁剪 |
| 技术债务累积 | 中 | 代码审查、Refactor Day、TDD |
| 人员变动 | 中 | 文档完善、知识分享、结对编程 |

---

*本文档为 GEO 平台的迭代计划，实际执行中可能根据市场反馈和技术进展进行调整。*
